Title: Postopek vodenja investicije v2

Zasnova projekta / Projektentwurf

1. Investicijska dokumentacija – DIIP
Investitionsunterlagen – Identifikationsunterlage des Investitionsprojekts (DIIP)
2. Projektna naloga
Projektaufgabe
3. Izbor izdelovalca projektne dokumentacije
Auswahl des Erstellers der Projektdokumentation

Projektna dokumentacija / Projektdokumentation

- Izdelava projektne dokumentacije
Erstellung der Projektdokumentation
  - IDZ
Ideenentwurf (IDZ)
  - IDP
Ideenprojekt (IDP)
  - PGD
Projekt für die Erteilung der Baugenehmigung (PGD)
  - PZI
Projekt für die Ausführung
- Pridobitev gradbenega dovoljenja
Erteilung der Baugenehmigung (GD)
- Novelacija DIIP ali izdelava IP
Erneuerung / Novellierung der Identifikationsunterlage des Investitionsprojekts (DIIP) oder Entwurf eines Investitionsprogramms (IP)

Gradnja / Bau

1. izbor izvajalca del
Auswahl des Bauunternehmens
2. izbor gradbenega nadzora
Auswahl der Bauaufsicht
3. izvedba gradbeno obrtniških del
Bauausführung
4. izdelava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
Erstellen der Unterlagen zur Erteilung der Betriebserlaubnis
  - projekt izvedenih del (PID)
Projekt des ausgeführten (Bau)arbeiten (PID)
  - geodetski načrt
Vermessungsplan
  - dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)
Nachweis der Geeignetheit des Objekts (DZO)
5. tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja
Technische Abnahme und Erteilung der Betriebserlaubnis

Zaključek projekta / Abschluss des projekts

- Vpis objekta v uradne evidence
Eintrag des Objekts in amtliche Verzeichnisse
- Pregled kakovosti objekta in odprava pomanjkljivosti
Qualitätsprüfung des Objekts und Mängelbeseitigung
- Prevzem objekta
Objektübernahme
- Spremljanje in odprava napak v garancijski dobi
Begleitung und Mängelbeseitigung während der Garantielaufzeit